# 🚀 NETGESCON - PIANO DI LAVORO MASTER

> **🎯 PIANO STRATEGICO** per completamento progetto NetGescon  
> **📍 Documento:** `~/netgescon/docs/00-PIANO-LAVORO-MASTER.md`  
> **🔄 Creato:** 19/07/2025 - Piano definitivo Michele + AI

---

## 🏗️ **ARCHITETTURA SISTEMA FINALE**

### 🖥️ **AMBIENTE SVILUPPO (Windows + Linux)**
```
Server SVILUPPO (192.168.0.200)
├── ~/netgescon/                           # 📁 Workspace principale
│   ├── docs/                              # 📚 Documentazione unificata
│   ├── netgescon-laravel/                 # 🌐 App Laravel completa
│   ├── scripts/                          # ⚙️ Tool sviluppo e sync
│   ├── sync-docs-rsync.sh                # 🔄 Sincronizzazione docs
│   └── [dati gestionale vecchio]         # 💾 Archivi da migrare
└── Database MySQL locale                  # 🗄️ Dati sviluppo/test
```

### 🌐 **SERVER PRODUZIONE (NETGESCON-MASTER)**
```
/var/www/netgescon/
├── netgescon-laravel/                     # 🌐 App Laravel (PUBLIC WEB)
│   ├── public/                           # → www.netgescon.it
│   └── [configurazione nginx]            # → netgescon.it
├── docs/                                  # 📚 Documentazione (PRIVATA)
├── scripts/                              # ⚙️ Script operativi
└── backups/                              # 💾 Backup automatici
```

### 🧪 **SERVER DEMO (Nuova VM)**
```
/var/www/netgescon-demo/
├── netgescon-laravel/                     # 🌐 App Demo (PUBLIC)
│   ├── public/                           # → demo.netgescon.it
│   └── [dati demo/test]                  # 🧪 Ambiente test pubblico
└── [configurazione isolata]              # 🔒 Sicurezza demo
```

---

## 🔄 **WORKFLOW DI SVILUPPO**

### 👥 **TEAM CONFIGURATION**
- **Team Michele + AI (Locale):** Sviluppo, migrazione dati, documentazione
- **Team AI Remoto (MASTER):** Implementazione funzionalità, testing, debug
- **Comunicazione:** Specifiche precise, controllo qualità, feedback continuo

### 📋 **PROCESSO OPERATIVO**

#### 1️⃣ **FASE SVILUPPO LOCALE**
```bash
# Michele + AI Locale
1. Analisi requisiti e specifiche
2. Preparazione dati vecchio gestionale
3. Sviluppo script migrazione
4. Documentazione dettagliata
5. Test environment locale
```

#### 2️⃣ **FASE TRASFERIMENTO SPECIFICHE**
```bash
# Comunicazione Team → Team
1. Preparazione specifiche tecniche dettagliate
2. Sync documentazione: docs/ → MASTER
3. Invio istruzioni precise via API/script
4. Definizione acceptance criteria
5. Setup monitoring progresso
```

#### 3️⃣ **FASE IMPLEMENTAZIONE REMOTA**
```bash
# AI Remoto (MASTER)
1. Ricezione specifiche e documentazione
2. Implementazione secondo guidelines
3. Testing e validazione
4. Report progresso
5. Request feedback/chiarimenti
```

#### 4️⃣ **FASE SINCRONIZZAZIONE DATI**
```bash
# Sync Automatica
1. Migrazione dati via API REST
2. Sync MySQL: Locale → MASTER
3. Backup automatici
4. Monitoring integrità dati
5. Rollback plan sempre pronto
```

---

## 📊 **GESTIONE PROGETTI E MILESTONE**

### 🎯 **MILESTONE PRINCIPALI**

#### M1: **Setup Architettura (COMPLETATO ✅)**
- ✅ Documentazione unificata
- ✅ Environment sviluppo ready
- ✅ Script sincronizzazione preparati
- ✅ Handoff AI→AI completato

#### M2: **Preparazione Produzione (IN CORSO 🔄)**
- 🔄 Setup NGINX con domini ufficiali
- 🔄 Configurazione /var/www/netgescon/
- 🔄 Setup sicurezza produzione
- 🔄 Backup automatici

#### M3: **Migrazione Dati Completa**
- ⏳ Script migrazione vecchio gestionale
- ⏳ API REST per trasferimento dati
- ⏳ Validazione integrità dati
- ⏳ Testing completo

#### M4: **Completamento Funzionalità**
- ⏳ Modulo economico completo
- ⏳ Sistema documentale
- ⏳ Reportistica avanzata
- ⏳ UI/UX finale

#### M5: **Deploy Demo + Produzione**
- ⏳ Setup VM demo
- ⏳ Configurazione demo.netgescon.it
- ⏳ Go-live www.netgescon.it
- ⏳ Monitoring e supporto

---

## 🛠️ **STRUMENTI E AUTOMAZIONE**

### 🔄 **Script di Sincronizzazione**
```bash
# Sincronizzazione documentazione
~/netgescon/sync-docs-rsync.sh

# Migrazione dati (da sviluppare)
~/netgescon/scripts/migrate-data-to-master.sh

# Deploy applicazione (da sviluppare)
~/netgescon/scripts/deploy-to-production.sh

# Backup completo (da sviluppare)
~/netgescon/scripts/backup-full-system.sh
```

### 📡 **API REST per Comunicazione**
```bash
# Endpoint sviluppo locale
http://192.168.0.200:8000/api/

# Endpoint produzione (futuro)
https://www.netgescon.it/api/

# Endpoint demo (futuro)
https://demo.netgescon.it/api/
```

### 🗄️ **Database Strategy**
```sql
-- Database locale (sviluppo)
netgescon_dev    # Sviluppo e test

-- Database produzione
netgescon_prod   # Dati live

-- Database demo
netgescon_demo   # Dati demo/test
```

---

## 📋 **SPECIFICHE PER TEAM REMOTO**

### 🎯 **Obiettivi Chiari**
1. **NON ROMPERE** autenticazione esistente
2. **MANTENERE** struttura database attuale
3. **TESTARE** ogni modifica prima di commit
4. **DOCUMENTARE** ogni cambiamento
5. **COMUNICARE** problemi immediatamente

### 📝 **Standard di Sviluppo**
```php
// Laravel Best Practices
- Eloquent ORM per database
- Blade templates per views
- Route resource per CRUD
- Middleware per auth
- Validation via Form Requests
- Observer pattern per auto-generation
```

### 🔍 **Quality Control**
```bash
# Testing obbligatorio
php artisan test

# Code style
php-cs-fixer fix

# Static analysis
phpstan analyse

# Database integrity
php artisan migrate:status
```

---

## 🚨 **PROCEDURE DI EMERGENZA**

### 🛡️ **Backup Strategy**
1. **Backup automatico giornaliero** (database + files)
2. **Snapshot VM** prima di modifiche importanti
3. **Git commit** frequenti con messaggi chiari
4. **Rollback plan** sempre disponibile

### 📞 **Comunicazione Emergenza**
1. **Problemi critici:** Stop immediato + comunicazione
2. **Dubbi implementazione:** Request chiarimenti specifici
3. **Errori imprevisti:** Backup restore + analisi
4. **Performance issues:** Monitoring + optimization

---

## 🎯 **DOMINI E CONFIGURAZIONE WEB**

### 🌐 **Domini Ufficiali**
```nginx
# Produzione
www.netgescon.it     → /var/www/netgescon/netgescon-laravel/public
netgescon.it         → redirect to www.netgescon.it

# Demo
demo.netgescon.it    → /var/www/netgescon-demo/netgescon-laravel/public

# Sviluppo (IP locale)
192.168.0.200:8000   → ~/netgescon/netgescon-laravel/public
```

### ⚙️ **NGINX Configuration**
```nginx
# /etc/nginx/sites-available/netgescon.it
server {
    listen 80;
    server_name www.netgescon.it netgescon.it;
    root /var/www/netgescon/netgescon-laravel/public;
    index index.php;
    
    # Laravel rewrite rules
    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }
    
    # PHP-FPM processing
    location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.1-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}
```

---

## 📊 **MONITORING E METRICHE**

### 📈 **KPI Sviluppo**
- **Funzionalità completate** / Milestone
- **Bug risolti** / Sprint
- **Test coverage** % codebase
- **Performance** response time
- **Uptime** sistema produzione

### 🔍 **Quality Gates**
- ✅ **Unit tests** pass al 100%
- ✅ **Integration tests** pass
- ✅ **Security scan** clean
- ✅ **Performance test** < 2s response
- ✅ **Backup test** successful restore

---

## 🎉 **PIANO DI SUCCESSO**

### 🏆 **Obiettivo Finale**
**NetGescon completamente funzionante, sicuro, performante e pronto per produzione con:**
- ✅ Tutti i moduli implementati e testati
- ✅ Migrazione dati completa e verificata
- ✅ Sistema demo pubblico operativo
- ✅ Produzione su domini ufficiali
- ✅ Documentazione completa e aggiornata
- ✅ Team remoto autonomo e produttivo

### 🚀 **Go-Live Plan**
1. **Soft launch** - Demo pubblico per feedback
2. **Beta testing** - Utenti selezionati
3. **Production launch** - Go-live ufficiale
4. **Post-launch support** - Monitoring e miglioramenti

---

**🏢 NETGESCON** - Piano di Lavoro Master  
**📅 Data:** 19/07/2025  
**🎯 Obiettivo:** Progetto completo e production-ready  
**✅ Status:** PIANO APPROVATO E OPERATIVO
