# 🚀 **NETGESCON SVILUPPO - ROADMAP E PROSSIMI PASSI**
*Manuale per la strada da fare*

**Versione:** 0.8.0  
**Data:** 17 Luglio 2025  
**Stato:** 🎯 **BUSINESS LOGIC PHASE**

---

## 🎯 **FOCUS IMMEDIATO**

### **✅ COMPLETATO (v0.8.0)**
- Modularizzazione documentazione completa
- Parte II (Sviluppo e Interfaccia) al 100%
- Sistema versioning SemVer implementato
- Cleanup file legacy completato

### **🔄 IN CORSO (v0.9.0)**
- Preparazione Parte III (Funzionalità Business)
- Pianificazione capitoli 9-12
- Definizione milestone Business Logic

---

## 📋 **ROADMAP DETTAGLIATA**

### **🎯 MILESTONE v0.9.0 - "Business Logic"** *(Target: Agosto 2025)*

#### **Capitolo 9 - Gestione Stabili e Condomini**
- **Priorità:** 🔴 **ALTA**
- **Contenuto:** CRUD stabili, anagrafica condomini, gestione appartamenti
- **Dipendenze:** Capitolo 4 (Database), Capitolo 6 (Multi-Ruolo)
- **Stima tempo:** 2-3 sessioni
- **File:** `09-GESTIONE-STABILI-CONDOMINI.md`

#### **Capitolo 10 - Sistema Contabile**
- **Priorità:** 🔴 **ALTA**
- **Contenuto:** Bilanci, fatturazione, ripartizioni, pagamenti
- **Dipendenze:** Capitolo 9 (Stabili), Capitolo 4 (Database)
- **Stima tempo:** 3-4 sessioni
- **File:** `10-SISTEMA-CONTABILE.md`

#### **Capitolo 11 - Gestione Documenti**
- **Priorità:** 🟡 **MEDIA**
- **Contenuto:** Upload, storage, classificazione, archivio
- **Dipendenze:** Capitolo 8 (Frontend), Capitolo 14 (Backup)
- **Stima tempo:** 2-3 sessioni
- **File:** `11-GESTIONE-DOCUMENTI.md`

#### **Capitolo 12 - Comunicazioni e Ticket**
- **Priorità:** 🟡 **MEDIA**
- **Contenuto:** Notifiche, email, ticket system, comunicazioni
- **Dipendenze:** Capitolo 7 (API), Capitolo 13 (Utenti)
- **Stima tempo:** 2-3 sessioni
- **File:** `12-COMUNICAZIONI-TICKET.md`

---

## 🔄 **PROSSIME FASI**

### **Phase 1: v0.9.0 - Business Logic** (Agosto 2025)
```
settimana 1: Cap. 9 - Gestione Stabili e Condomini
settimana 2: Cap. 10 - Sistema Contabile (parte 1)
settimana 3: Cap. 10 - Sistema Contabile (parte 2)
settimana 4: Cap. 11 - Gestione Documenti
settimana 5: Cap. 12 - Comunicazioni e Ticket
```

### **Phase 2: v0.10.0 - Administration** (Settembre 2025)
```
settimana 1: Cap. 13 - Configurazione Utenti
settimana 2: Cap. 14 - Backup e Sicurezza
settimana 3: Cap. 15 - Monitoraggio e Log
settimana 4: Cap. 16 - Troubleshooting
```

### **Phase 3: v1.0.0 - Production Ready** (Ottobre 2025)
```
settimana 1: Cap. 17 - Roadmap e Sviluppi Futuri
settimana 2: Cap. 18 - Procedure di Sviluppo
settimana 3: Cap. 19 - Testing e QA
settimana 4: Cap. 20 - Deploy e Produzione
```

---

## 🗂️ **STRUTTURA SVILUPPO**

### **File di Sviluppo**
```
sviluppo/
├── README.md                           # Questo file (roadmap generale)
├── roadmap-v0.9.0.md                  # Roadmap dettagliata v0.9.0
├── roadmap-v0.10.0.md                 # Roadmap dettagliata v0.10.0
├── roadmap-v1.0.0.md                  # Roadmap dettagliata v1.0.0
├── feature-requests.md                # Richieste nuove funzionalità
├── tech-debt.md                       # Debito tecnico da risolvere
├── performance-improvements.md        # Miglioramenti performance
├── security-checklist.md              # Checklist sicurezza
├── testing-strategy.md                # Strategia di testing
└── deployment-plan.md                 # Piano di deployment
```

### **Template Capitolo**
Ogni nuovo capitolo segue questa struttura:
1. **Indice del capitolo**
2. **Architettura e componenti**
3. **Implementazione pratica**
4. **Configurazione**
5. **API e integrazioni**
6. **Testing e validazione**
7. **Troubleshooting**
8. **Best practices**
9. **Esempi pratici**
10. **Riferimenti e risorse**

---

## 🎯 **OBIETTIVI SMART**

### **v0.9.0 Objectives**
- **Specific:** Completare capitoli 9-12 (Business Logic)
- **Measurable:** 4 capitoli con 10 sezioni ciascuno
- **Achievable:** 1 capitolo per settimana
- **Relevant:** Funzionalità core del sistema
- **Time-bound:** Entro fine Agosto 2025

### **Success Metrics**
- ✅ **Completamento:** 4/4 capitoli business logic
- ✅ **Qualità:** Ogni capitolo con esempi pratici
- ✅ **Usabilità:** Troubleshooting per ogni area
- ✅ **Testing:** Codice validato e testato

---

## 🚧 **BLOCCHI E DIPENDENZE**

### **Possibili Blocchi**
- **Database:** Modifiche schema per business logic
- **Frontend:** Nuove interfacce per gestione
- **API:** Endpoint aggiuntivi per business logic
- **Permissions:** Nuovi ruoli per funzionalità business

### **Dipendenze Critiche**
- **Cap. 9 → Cap. 10:** Stabili necessari per contabilità
- **Cap. 10 → Cap. 11:** Documenti collegati alla contabilità
- **Cap. 11 → Cap. 12:** Comunicazioni sui documenti
- **Tutti → Cap. 4:** Database foundation

---

## 🔧 **TOOLS E RISORSE**

### **Sviluppo**
- **IDE:** VS Code con estensioni Laravel
- **Database:** MySQL 8.0 + phpMyAdmin
- **Frontend:** Bootstrap 5 + Alpine.js
- **API:** Laravel 11 + Sanctum
- **Version Control:** Git + GitHub

### **Documentazione**
- **Markdown:** Per tutti i capitoli
- **Diagrammi:** Draw.io per architetture
- **Screenshots:** Per esempi pratici
- **Video:** Per procedure complesse

---

## 📞 **SUPPORTO SVILUPPO**

### **Problemi Tecnici**
- **Database:** Consulta Cap. 4, sezione 4.7
- **Frontend:** Consulta Cap. 8, sezione 8.10
- **API:** Consulta Cap. 7, sezione 7.7
- **Permissions:** Consulta Cap. 6, sezione 6.9

### **Processo Sviluppo**
1. **Pianificazione:** Definire obiettivi capitolo
2. **Implementazione:** Sviluppare contenuto
3. **Testing:** Validare esempi pratici
4. **Documentazione:** Scrivere capitolo completo
5. **Review:** Verificare qualità e completezza

---

## 🎉 **MOTIVAZIONE E VISION**

### **Perché stiamo facendo questo?**
- 🎯 **Creare un sistema completo** di gestione condominiale
- 🏗️ **Documentazione professionale** per team e utenti
- 🚀 **Foundation solida** per futuri sviluppi
- 👥 **Facilitare collaborazione** tra sviluppatori

### **Dove vogliamo arrivare?**
- 🎯 **v1.0.0 Production Ready** entro Ottobre 2025
- 🌟 **Sistema completo** con tutte le funzionalità
- 📚 **Documentazione eccellente** per ogni aspetto
- 🔄 **Processo di sviluppo** scalabile e maintainable

---

## 💡 **SUGGERIMENTI E BEST PRACTICES**

### **Per ogni capitolo:**
- ✅ **Inizia con esempi pratici** prima della teoria
- ✅ **Include troubleshooting** per problemi comuni
- ✅ **Testa tutto il codice** prima di documentare
- ✅ **Mantieni consistenza** con capitoli precedenti

### **Per la gestione:**
- ✅ **Una conversazione per capitolo** per evitare overflow
- ✅ **Aggiorna sempre l'indice** dopo ogni completamento
- ✅ **Mantieni backup** dei file importanti
- ✅ **Celebra i milestone** raggiunti

---

## 🎯 **CONCLUSIONE**

La roadmap è chiara, gli obiettivi sono definiti, la foundation è solida.

**Siamo pronti per la Business Logic Phase!**

---

**🚀 Next Step: Capitolo 9 - Gestione Stabili e Condomini**

*La strada è tracciata, ora percorriamola insieme!*
