# ROADMAP - NetGesCon Unified Platform

## 🎯 VISIONE E OBIETTIVI

### MISSIONE
Trasformare NetGesCon in una piattaforma unificata, moderna e scalabile per la gestione condominiale, con interfaccia universale che si adatta dinamicamente al ruolo dell'utente e sistema di autenticazione semplificato tramite codice unico.

### OBIETTIVI STRATEGICI
1. **Unificazione Completa** - Un'unica piattaforma per tutti i stakeholder
2. **Semplificazione Accesso** - Autenticazione tramite codice unico utente
3. **Personalizzazione Dinamica** - Interfaccia che si adatta al ruolo
4. **Scalabilità Enterprise** - Architettura per crescita futura
5. **Collaborazione Aperta** - API e moduli per partner esterni

---

## 📅 ROADMAP DETTAGLIATA

### 🚀 MILESTONE 1 - FOUNDATION (Q1 2025)
**Target: 31 Marzo 2025**

#### SPRINT 1 - Layout Universale (Settimane 1-2)
- [x] ✅ **Week 1**: Conversione Layout da Tailwind a Bootstrap
- [x] ✅ **Week 1**: Sidebar e Launcher responsive
- [x] 🔄 **Week 2**: Conversione tutte viste admin esistenti
- [ ] ⏳ **Week 2**: Testing responsive su dispositivi multipli

**Deliverable**: Layout universale Bootstrap completo e funzionante

#### SPRINT 2 - Sistema Autenticazione (Settimane 3-4) 
- [ ] ⏳ **Week 3**: Schema database utenti/sessioni/audit
- [ ] ⏳ **Week 3**: Service layer autenticazione codice unico
- [ ] ⏳ **Week 4**: Middleware e pagine login/logout
- [ ] ⏳ **Week 4**: Sistema generazione e validazione codici

**Deliverable**: Sistema autenticazione codice unico funzionante

#### SPRINT 3 - Ruoli e Permessi Base (Settimane 5-6)
- [ ] ⏳ **Week 5**: Schema database ruoli/permessi
- [ ] ⏳ **Week 5**: Seeder ruoli predefiniti (Super-Admin, Admin, Condomino, Fornitore)
- [ ] ⏳ **Week 6**: Middleware controllo permessi
- [ ] ⏳ **Week 6**: Helper template per verifica autorizzazioni

**Deliverable**: Sistema base ruoli e permessi operativo

#### SPRINT 4 - Menù Dinamici (Settimane 7-8)
- [ ] ⏳ **Week 7**: Configurazione menù basata su ruoli
- [ ] ⏳ **Week 7**: Builder componenti menù dinamici
- [ ] ⏳ **Week 8**: Interfaccia admin gestione menù
- [ ] ⏳ **Week 8**: Testing e validazione sistema permessi

**Deliverable**: Menù personalizzati per ogni ruolo

---

### 🏢 MILESTONE 2 - CORE BUSINESS (Q2 2025)
**Target: 30 Giugno 2025**

#### SPRINT 5 - Gestione Condominii (Settimane 9-10)
- [ ] ⏳ **Week 9**: Migrazione modulo condominii esistente
- [ ] ⏳ **Week 9**: CRUD completo con nuovo layout
- [ ] ⏳ **Week 10**: Dashboard condominio personalizzata
- [ ] ⏳ **Week 10**: Sistema allegati e documenti

**Deliverable**: Modulo gestione condominii completo

#### SPRINT 6 - Gestione Condomini (Settimane 11-12)
- [ ] ⏳ **Week 11**: Anagrafe condomini con nuovo sistema
- [ ] ⏳ **Week 11**: Gestione quote e proprietà
- [ ] ⏳ **Week 12**: Portal self-service per condomini
- [ ] ⏳ **Week 12**: Sistema comunicazioni integrato

**Deliverable**: Portal condomini self-service

#### SPRINT 7 - Gestione Fornitori (Settimane 13-14)
- [ ] ⏳ **Week 13**: Modulo fornitori con workflow
- [ ] ⏳ **Week 13**: Gestione preventivi e ordini
- [ ] ⏳ **Week 14**: Portal fornitori per upload documenti
- [ ] ⏳ **Week 14**: Sistema approvazioni preventivi

**Deliverable**: Portal fornitori e workflow approvazioni

#### SPRINT 8 - Contabilità Base (Settimane 15-16)
- [ ] ⏳ **Week 15**: Migrazione piano conti condominiale
- [ ] ⏳ **Week 15**: Gestione entrate/uscite integrate
- [ ] ⏳ **Week 16**: Report contabili essenziali
- [ ] ⏳ **Week 16**: Chiusura esercizio automatizzata

**Deliverable**: Modulo contabilità condominiale completo

---

### 📊 MILESTONE 3 - ADVANCED FEATURES (Q3 2025)
**Target: 30 Settembre 2025**

#### SPRINT 9 - Dashboard Avanzate (Settimane 17-18)
- [ ] ⏳ **Week 17**: Dashboard personalizzate per ruolo
- [ ] ⏳ **Week 17**: Widget configurabili e KPI real-time
- [ ] ⏳ **Week 18**: Charts interattivi e drill-down
- [ ] ⏳ **Week 18**: Export dashboard personalizzati

**Deliverable**: Dashboard avanzate e analytics

#### SPRINT 10 - Sistema Reporting (Settimane 19-20)
- [ ] ⏳ **Week 19**: Report builder visual
- [ ] ⏳ **Week 19**: Template report predefiniti
- [ ] ⏳ **Week 20**: Scheduling automatico report
- [ ] ⏳ **Week 20**: Distribuzione email automatica

**Deliverable**: Sistema reporting completo e automatizzato

#### SPRINT 11 - Mobile e PWA (Settimane 21-22)
- [ ] ⏳ **Week 21**: Ottimizzazione mobile responsive
- [ ] ⏳ **Week 21**: Progressive Web App setup
- [ ] ⏳ **Week 22**: Push notifications
- [ ] ⏳ **Week 22**: Offline capabilities base

**Deliverable**: Applicazione mobile-ready con PWA

#### SPRINT 12 - API e Integrazioni (Settimane 23-24)
- [ ] ⏳ **Week 23**: API RESTful complete
- [ ] ⏳ **Week 23**: Documentazione API automatica
- [ ] ⏳ **Week 24**: Webhook system
- [ ] ⏳ **Week 24**: SDK per sviluppatori esterni

**Deliverable**: API platform per integrazioni esterne

---

### 🌐 MILESTONE 4 - ENTERPRISE & SCALE (Q4 2025)
**Target: 31 Dicembre 2025**

#### SPRINT 13 - Multi-Tenant Architecture (Settimane 25-26)
- [ ] ⏳ **Week 25**: Refactoring per multi-tenancy
- [ ] ⏳ **Week 25**: Isolamento dati tra tenant
- [ ] ⏳ **Week 26**: Central management console
- [ ] ⏳ **Week 26**: Automated provisioning

**Deliverable**: Architettura multi-tenant scalabile

#### SPRINT 14 - Migration Tools (Settimane 27-28)
- [ ] ⏳ **Week 27**: Tool migrazione dati automatica
- [ ] ⏳ **Week 27**: Validazione integrità post-migrazione
- [ ] ⏳ **Week 28**: Procedura rollback sicura
- [ ] ⏳ **Week 28**: Training materiali e video

**Deliverable**: Suite completa migrazione dati

#### SPRINT 15 - Performance & Security (Settimane 29-30)
- [ ] ⏳ **Week 29**: Ottimizzazione performance database
- [ ] ⏳ **Week 29**: Caching strategy implementation
- [ ] ⏳ **Week 30**: Security audit completo
- [ ] ⏳ **Week 30**: Penetration testing e fix

**Deliverable**: Piattaforma production-ready ottimizzata

#### SPRINT 16 - Production Deployment (Settimane 31-32)
- [ ] ⏳ **Week 31**: Setup produzione e staging
- [ ] ⏳ **Week 31**: CI/CD pipeline completa
- [ ] ⏳ **Week 32**: Go-live pilota clienti
- [ ] ⏳ **Week 32**: Monitoring e support H24

**Deliverable**: Lancio produzione con supporto completo

---

## 🎯 MILESTONE FUTURI (2026+)

### MILESTONE 5 - AI & AUTOMATION (Q1 2026)
- Integrazione AI per assistenza utenti
- Automazione workflow amministrativi
- Predictive analytics per manutenzioni
- Chatbot multilingual support

### MILESTONE 6 - ECOSYSTEM (Q2 2026)
- Marketplace moduli terze parti
- SDK avanzato per developer
- App store integrato
- Partner program ufficiale

### MILESTONE 7 - INNOVATION (Q3-Q4 2026)
- IoT integration per building management
- Blockchain per documenti immutabili
- AR/VR per virtual building tours
- Machine learning per insights automatici

---

## 📊 METRICHE E KPI

### 🎯 SUCCESS METRICS PER MILESTONE

#### Milestone 1 - Foundation
- **Performance**: Page load < 2s
- **Compatibility**: 100% browser support moderni
- **Security**: Zero vulnerabilità critiche
- **UX**: User satisfaction > 4.5/5

#### Milestone 2 - Core Business
- **Functionality**: 100% feature parity con sistema esistente
- **Data Integrity**: 99.99% accuracy migrazione dati
- **User Adoption**: 90% utenti attivi su nuovo sistema
- **Performance**: API response < 500ms

#### Milestone 3 - Advanced Features
- **Mobile**: 95% feature availability su mobile
- **API**: 100% endpoint documentati e testati
- **Reporting**: 50% riduzione tempo generazione report
- **Dashboard**: 80% utenti utilizzano dashboard personalizzate

#### Milestone 4 - Enterprise
- **Scalability**: Support 1000+ utenti concorrenti
- **Availability**: 99.9% uptime SLA
- **Multi-tenant**: Isolamento 100% tra tenant
- **Migration**: < 4 ore downtime per migrazione

### 📈 BUSINESS IMPACT

#### ROI ATTESO
- **Year 1**: 25% riduzione costi gestione
- **Year 2**: 40% aumento efficienza operativa
- **Year 3**: 60% riduzione tempi training nuovi utenti

#### COMPETITIVE ADVANTAGE
- **Time to Market**: 6 mesi prima dei competitor
- **Feature Completeness**: 30% più funzionalità
- **User Experience**: Best-in-class UX/UI

---

## 🚨 RISK MITIGATION

### HIGH RISK ITEMS
1. **Data Migration Complexity** 
   - Mitigation: Extensive testing con dati reali
   - Contingency: Procedura rollback automatica

2. **User Adoption Resistance**
   - Mitigation: Training progressivo e support dedicato
   - Contingency: Periodo transizione con doppio sistema

3. **Performance Under Load**
   - Mitigation: Load testing continuo durante sviluppo
   - Contingency: Auto-scaling infrastructure ready

### DEPENDENCIES CRITICHE
- **Team Availability**: Developer key resources
- **Infrastructure**: Server produzione e staging
- **Third-party Services**: API esterne critiche
- **Client Cooperation**: Accesso dati legacy per migrazione

---

## 🔄 REVIEW E AGGIORNAMENTI

### CADENZA REVIEW
- **Weekly**: Sprint review e planning
- **Monthly**: Milestone progress e adjustments
- **Quarterly**: Roadmap review e strategic alignment

### CRITERI AGGIORNAMENTO ROADMAP
- Performance metrics under target
- Critical bugs o security issues
- Market changes o competitor actions
- Client feedback e new requirements

---

**Ultima modifica:** $(Get-Date -Format "dd/MM/yyyy HH:mm")  
**Versione Roadmap:** 1.0  
**Status:** Approvata e In Esecuzione  
**Prossimo Review:** 01/02/2025
